Huyện ủy Bù Đăng - Tỉnh Bình Phước

https://huyenuybudang.binhphuoc.vn

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh kiểm tra tiến độ thực hiện đường vào Trảng cỏ Bù Lạch xã Đồng Nai

Sáng ngày 30/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng đã đi khảo sát thực tế, kiểm tra tiến độ thi công trình đường giao thông Ngã ba Vườn Chuối vào trảng cỏ Bù Lạch xã Đồng Nai để chỉ đạo tháo gỡ khó khắn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
00
PCT.UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì buổi làm việc
Sau khi đi khảo sát thực tế, tại xã Đồng Nai Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh đã nghe các sở, ban, ngành của tỉnh, các phòng ban chuyên môn của huyện và lãnh đạo các xã liên quan đến dự án báo cáo tình hình kết quả thực hiện dự án, cũng như những khó khăn vướng mắc trong quan trình giải phóng mặt bằng của dự án. Theo đó, công trình đường giao thông ngã ba Vườn Chuối vào trảng có Bù Lạch xã Đồng Nai có chiều dài gần 13km và được khởi công xây dựng từ tháng 9 năm 2016. Đến nay công trình đã thực hiện được 9,6/12,6km đạt tỷ lệ 85%. Hiện còn 3km chưa thi công được do vướng giải phóng mặt bằng, trong đó có 73 hộ chưa đồng ý nhận tiền đền bù do không đồng ý với phương án đã phê duyệt; việc giải ngân nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ chậm…
0 1
PCT.UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh (thứ 2, bìa trái) khảo sát thực tế đoạn đường thôn 4 xã Đồng Nai
luận tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh đề nghị: Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Ban quản lý dự án tỉnh phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng kiểm tra, rà soát lại và khái toán để xác định giá trị của các công trình, vật kiến trúc, cây trồng trong diện tích để xác định được khoản kinh phí có đảm bảo so với mức tổng đầu tư để tính toán thực hiện nếu không đảm bảo thì báo cáo UBND tỉnh xem xét cho ý kiến chỉ đạo; Đối với các trường hợp đã quyết định thu hồi đất với phạm vi 12m tính từ tim đường, nhưng bồi thường hỗ trợ nhà, vật kiến trúc, cây trồng trong phạm vi 9m, thì các đơn vị liên quan tiếp tục vận động người dân chấp nhận đền bù để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện công trình; đối với một số hộ chưa chấp nhận phương án đền bù và có các kiến nghị khác đề nghị lãnh đạo huyện Bù Đăng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn huyện kiểm tra, giải quyết và văn bản trả lời cụ thể cho các hộ dân; đối với đơn vị thi công Phó chủ tịch đề nghị phải cắm biển báo, cộc tiêu, bảng chỉ dẫn giao thông, vạch đường bộ, hệ thống mương thoát nước… trên những đoạn đường đã thi công xong để đảm bao an toàn giao thông, sớm triển khai thi công hoàn thành dự án khi thực hiện xong việc đền bù và bàn giao mặt bằng đối với 3km còn lại để hoàn thành công trình tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông, giao thương trao đổi hàng hóa và phát triển du lịch ở địa phương.
Anh Thắng

Tác giả bài viết: Anh Thắng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây